source_type: user

text: 測試

status: unknown


source_type: group

text: Wwe


text: 簽到

status: present


text: 測試


text: 我來了


text: 我到了


text: 我回家了


text: 我今天不來了


text: 我後天不來了


text: 我以後都不來了


text: 我在會議室中了


text:
日期：8/6
姓名：謝坤亮
工令：W25029
時段：0800-1700
工作項目：配電盤組裝、端子鎖附


text:
日期：8/6
姓名：謝坤
工令：W25020
時段：0800-1700
工作項目：配電盤組裝、端子鎖附


text:
今天下午2:00於1樓會議室舉行案前會議
W26024 大福-台灣松下新建自動化倉儲工程
*若無法參加請派代理協助,謝謝
@謝坤亮  @胡小米  @杜玉媚  @盧小浤  @郭文祥


text:
今天下午3:00於1樓會議室舉行案前會議
W26024 大福-台灣松下新建自動化倉儲工程
*若無法參加請派代理協助,謝謝
@謝坤亮   @胡小米   @杜玉媚   @盧小浤   @郭文祥


text:
日期：8/14
姓名：陳旻詳 阮青龍 阮春工
工令：W23012
時段：0800-1700
工作項目：
1.1樓北側線槽加高自攻釘改拉釘
問題回報：
松營配線無進度


text:
日期：8/14
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光 王維新 黃政偉
工令：W25009
時段：0800-1700
工作項目：
1濃湯 雞粉線生產顧線
2A04更換轉彎皮帶 彈簧
問題回報：


text:
日期：8/14
姓名：許凱倫 阮友清
武智輝
工令：W26010
時段：0800-1700
工作項目：
1.
氣源電箱 補貼標
3色燈安裝
電箱盤內 補貼標
2.
台南移動桃園
問題回報：


text:
日期：8/14
姓名：劉柏仁
工令：W26019
時段：0800-隔日0030
工作項目：
1. 主線輸送機安裝95%
2.暗房框架8座95%
3.燒機室100%
4.主線拉線100%
5.燒機室拉線100%
6.主線試機80%（卡在提升機）
7.燒機室試機90%
點工：劉泰奇
工時：0800-2400（15H)
瑞翝出勤人數4人
問題回報：
1.提升機程式寫不出來
2.燒機室還有2台無法使用
3.中光電主管陪加班到00:00，提升機程式3天還寫不出來，星期一一定被罵翻掉。


text: @吳榮武 有辦法協助嗎？


text:
日期：8/14
姓名：陳和平         陳家豪、阮文輝、阮文世
工令：
時段：0800-1800
工作項目：
1. 寶宏定期保養。


text:
日期：8/15
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光  黃政偉
（許春飲 黃文芳） （0800-1700）
工令：W25009
時段：0800-1800
工作項目：
1加工線連接爬坡皮帶移載輸送機定位 配線
2架空靠邊段修改
3新增噴碼機2光電
問題回報：


text:
日期：08/14(五)
姓名：邱瀧毅
工令：OW25002
時段：0800-1700 1730-2000
備註：

工作項目：
1.Miniload 人機操作平台板金加裝接地線。
2.AGV 6203 AGV檢知和棧板檢知Sensor更換。
3.人員撿料區四色燈浪管拉至分箱，線路配置。
4.Miniload 升降機凸出檢Sensor位置調整。出口觸發光柵，到位Sensor往後調整。

問題回報：
Miniload Crane CV 出貨時箱子歪斜。之前因平台上升，支架的三角連結塊與滾筒(黑色套筒)干涉。調整黑色套筒位置，現在箱子底部與黑色套筒卡住，造成箱子歪斜。


text:
日期：8/15
姓名：陳和平         陳家豪、阮文輝、阮文世、阮維團
工令：
時段：0800-17:30
工作項目：
1.    寶宏1 F －4F、    3号升降機主轉動軸、鏈條全部換新。
2    升降機更換完成進貨測試完成。


text:
日期：8/16
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光  黃政偉
許春飲  潘文杰
工令：W25009
時段：0800-1700
工作項目：
1加工線併線試俥 調整
2掃碼器加線延長 測試 調整
3架空靠邊段測試
問題回報：


text:
日期：08/14
姓名：薛進元
工令：OW25002
時段：0800-1700
工作項目：
1.棧板線鋼平台與樓梯貼防滑膠帶
2.警告貼紙張貼
問題回報：
1.箱式線SGS機構缺失改善尚缺踏梯把手與中繼箱維修平台
2.其餘尚未完成項目有
A.AGV區3203棧板機上方圍欄缺封板補修改後的缺口
B.棧板線棧板機兩側電動缸缺護蓋
C.箱式線維修門拓寬後尚缺一片封板補縫


text:
日期：8/17
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光  黃政偉
工令：W25009
時段：0800-1730
工作項目：
1加工 濃湯 雞粉線生產顧線 調整
問題回報：


text:
日期：8/17
姓名：陳旻詳 阮青龍 阮春工 杜成達 黃文芳
工令：W23012
時段：0800-1700
工作項目：
1.1樓北側線槽整改加高自攻釘改拉釘
2.PLC9升降機，整線，配線，放線，器具固定（5工，扣松營費用）
問題回報：


text:
日期：8/17
姓名：許凱倫 阮友清
武智輝
工令：W26010
時段：0800-1830
工作項目：
1.
入料TU站與對位站氣缸io配錯
io修正
移載維修門新增掛勾
2.
廠內備料
桃園移動台南東捷
問題回報：


text:
日期：8/17
姓名：劉柏仁
工令：W26019
時段：0800-2130
工作項目：
1. 主線輸送機安裝100%
2.暗房框架8座100%
3.燒機室100%
4.主線拉線100%
5.燒機室拉線100%
6.主線試機90%
7.燒機室試機90%
點工：劉泰奇
工時：0800-2100（12H）
瑞翝出勤人數2人
問題回報：
1.升降機走行速度先用低速運行，轉盤與提升機同動時會擦撞，程式還需修改。
2.燒機室2台尚未處理。


text:
日期：08/17(一)
姓名：邱瀧毅
工令：OW25002
時段：0800-1700 1730-1930
備註：

工作項目：
1.BP03 Z1 SPACER真空異常，目前提出修改真空雙迴路，新增另一組真空來源，區分內外圈吸嘴，真空電磁閥更換，管路配置，線路配置。軟體I/O測試。

問題回報：
表頭線路不夠長，需延長。線號無標示，需補。


text:
日期：08/17(一)
姓名：邱瀧毅
工令：W23008
時段：0800-1700 1730-1930
備註：

工作項目：
1.BP03 Z1 SPACER真空異常，目前提出修改真空雙迴路，新增另一組真空來源，區分內外圈吸嘴，真空電磁閥更換，管路配置，線路配置。軟體I/O測試。

問題回報：
表頭線路不夠長，需延長。線號無標示，需補。


text:
日期：8/17
姓名：李韋霆
工令：W23012 W23014
時段：1300-1930
工作項目：
1. W23012 廠內施做(1300-1700)
2.W23014 桃園移動台中(1730-1930)
問題回報：


text: @郭文祥 @謝坤亮 中日滾珠螺桿已到貨。悉知


text:
日期：8/18
姓名：陳旻詳 阮青龍 阮春工 杜成達 黃文芳 許春飲
工令：W23012
時段：0800-1700
工作項目：
1.物料整理
2.PLC9升降機，整線，配線，放線，器具位置調整（4工，扣松營費用）
問題回報：
U/D台極限定位支架許加墊片
松營未進廠施工


text:
日期：8/18
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光  黃政偉 王維新
工令：W25009
時段：0800-1700
工作項目：
1加工 濃湯 雞粉線生產顧線  異常排除
問題回報：


text:
日期：8/18
姓名：吳堅瑋 阮春工 阮文興
工令：W25031
時段：0800-1700
            1700-1800
工作項目：
1 頂樓冷庫門門扣更換調整。
2 一樓冷庫門調整。
3 桃園彰化來回。
問題回報


text:
日期：8/18
姓名：許凱倫 阮友清
武智輝
工令：W26010
時段：0800-1830
工作項目：
1.
入料TU站與G/C對位站
io配錯
io修正
2.
入料TU站
移載軌道除鏽
真空氣源異常 氣管巡檢排除
3.
PP升降與G/C對位站氣缸
中心合對調整

武智輝 台南高鐵移動回久明
問題回報：


text:
日期：8/18
姓名：李韋霆
工令： W23014
時段：0630-1700
工作項目：
1.從烏日驅車載送同仁去梧棲
2.B2電箱HUB和PLC的CPU模組更換
3.B2插銷檢進階開關沒有訊號排查
4.1F棧板機升降定位的C型光電沒訊號排查
5.1F光電試調整
問題回報：


text: 需要幾個?


text:
日期：08/18(二)
姓名：邱瀧毅
工令：OW25002 W23008
時段：0800-1700
備註：

工作項目：
1.Miniload 播種牆料架整理。
2.AGV 3202 BCR讀取異常查修。

W23008
線材製作。號碼圈製作。貼紙製作。

問題回報：


text:
Dear all 今天早上8:30於廠務辦公室開產銷會議，請各位準時參加，謝謝
@謝坤亮 @杜玉媚 @盧小浤 @家偉 @周宏茂 @羅少 @吳榮武  @吳俊億 @郭文祥 @胡小米


text:
日期：8/18
姓名：劉柏仁
工令：W26019
時段：0800-2200
工作項目：
1. 主線輸送機安裝100%
2.暗房框架8座100%
3.燒機室100%
4.主線拉線100%
5.燒機室拉線100%
6.主線試機90%
7.燒機室試機90%
8.現場物料整理上貨車載回公司。
9.宿舍下貨物料、工具。
點工：劉泰奇
工時：0800-2100（12H）
瑞翝出勤人數1人
問題回報：
1.轉盤與提升機同動時會擦撞，走行動作有幾個點無減速，程式還需修改。
2.燒機室2台尚未處理。


text:
日期：08/17
姓名：薛進元
工令：OW25002
時段：0800-1700
工作項目：
1.箱式線PT站上升時三角結合塊會磨到滾筒所以拆除三角結合塊
2.台積進大量箱子觀察流進流出是否有問題
問題回報：
1.箱式線SGS機構缺失改善尚缺踏梯把手與中繼箱維修平台
2.其餘尚未完成項目有
A.AGV區3203棧板機上方圍欄缺封板補修改後的缺口
B.棧板線棧板機兩側電動缸缺護蓋
C.箱式線維修門拓寬後尚缺一片封板補縫

日期：08/18
姓名：薛進元
工令：OW25002
時段：0800-1700
工作項目：
1.棧板線鋼平台與樓梯貼防滑膠帶
2.暫存區螺絲分類整理
問題回報：
1.箱式線SGS機構缺失改善尚缺踏梯把手與中繼箱維修平台
2.其餘尚未完成項目有
A.AGV區3203棧板機上方圍欄缺封板補修改後的缺口
B.棧板線棧板機兩側電動缸缺護蓋
C.箱式線維修門拓寬後尚缺一片封板補縫


text: 這誰放的？為何不歸位？要入庫嗎？


text:
@吳俊億 @謝坤亮 @盧小浤
剛剛廠驗客戶告知雨遮+欄杆出貨時間
1.kw2603 p7 11／3
2.ow26002 p1 11/13
3.ow26003 p2 2027.2
如你們收到訊息與我有出入再請告知。


text: @陳和平 明早客戶要來。煩請確認一下有電磁閥尚未接管。或有其他未完成事項。


text:
日期：8/19
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光  黃政偉 王維新
工令：W25009
時段：0800-1700
工作項目：
1加工 濃湯 雞粉線生產顧線
2掃描器調整 參數設置
問題回報：


text:
日期：8/19
姓名：陳旻詳 阮青龍 阮春工 杜成達 黃文芳 許春飲
工令：W23012
時段：0800-公司打卡
工作項目：
1.物料搬至一樓
2.PLC9升降機，整線，配線，放線，（3工，扣松營費用）
3.庫內ent管更換為厚管
問題回報：
升降機少兩組c型光電

日期：8/19
姓名：陳旻詳
工令：W21012-
時段：1500-1830
工作項目：
公司移動台南


text:
日期：8/18
姓名：劉柏仁
工令：W26019
時段：0800-1930
工作項目：
1. 主線輸送機安裝100%
2.暗房框架8座100%
3.燒機室100%
4.主線拉線100%
5.燒機室拉線100%
6.主線試機90%
7.燒機室試機100%
點工：劉泰奇
工時：0800-1900（10H）
瑞翝出勤人數1人
問題回報：


text:
日期：8/19
姓名：許凱倫 阮友清

工令：W26010
時段：0800-1830
工作項目：
1.
入料TU站
氣缸夾時與氣管干涉
干涉排除
2.
PP升降與入料TU站
中心合對調整
3.
測試PP升降Z軸與Y軸
G/C對位站夾放素玻璃
入料TU站Y軸與X軸

武智輝 久明移動台南宿舍

問題回報：
1. X訊號源有多處異常


text:
日期：8/19
姓名：李韋霆
工令： W23014
時段：0630-1800
工作項目：
1.B2插銷檢進階開關由於是PNP 所以將迴路改成RELAY轉換成乾接點 並且測試訊號
2.配合軟體測試
3.光電調整
問題回報：


text:
日期：08/19(三)
姓名：邱瀧毅
工令：OW25002
時段：0800-1700
1730-2030
備註：大榮貨運

工作項目：
1.AGV 3203.3109 堆棧機
四色桿燈機台鑽孔，浪管佈置，線路配置。
2.棧板超高Sensor調整。

問題回報：
桿燈型號錯誤(無蜂鳴器)，待重新出料。


text: @陳旻詳 w23012這些鐵料有要留的嗎？


text:
滾筒留下~
W26023-大福-珍苑食品~
會用到


text:
日期：8/20
姓名：阮青龍 阮春工 杜成達 黃文芳 許春飲
工令：W23012
時段：0800-公司打卡
工作項目：
1.PLC9升降機，整線，配線，放線，（5工，扣松營費用）
問題回報：


text: @All 我們現在是做錯事，連承認的勇氣都沒有嗎


text:
 客戶立場
1.SGS報告。他以為我們採購8／10就已下單下單
2.能不能用加急方式買？最快到底何時能提出報告.
截至13：00採購回覆我們還不沒買。
但我不敢跟客戶說。
只能跟他說昨天起算20天


text: 盟立又變採購在追。表示有被列缺失評筆。此次為嚴重扣分事項。


text:
日期：08/20(四)
姓名：邱瀧毅
工令：W23008
時段：0800-1700
備註：

工作項目：
1.真空表頭線路延長。
2.BP03 Z1 內圈吸嘴真空異常，重新調整吸嘴下壓量，和吸嘴桿的位置。

問題回報：


text:
日期：8/20
姓名：許凱倫 阮友清
武智輝
工令：W26010
時段：0800-1830
工作項目：
1.
入料TU站
氣缸夾時與氣管干涉與電線
干涉排除
2.
入料TU站A1與G/C對位站A3
X訊號源異常排除
3.
測試
PP升降Z軸與Y軸
G/C對位站夾放素玻璃
入料TU站夾放素玻璃
入料TU站Y軸與X軸
問題回報：


text:
日期：8/20
姓名：涂瑋城  武文預 吳清光  黃政偉 王維新
工令：W25009
時段：0800-1700
工作項目：
1加工 濃湯 雞粉線生產顧線
2更換棧板UD擋板
問題回報：


text:
日期：8/19
姓名：劉柏仁
工令：W26019
時段：0800-1700
工作項目：
1. 主線輸送機安裝100%
2.暗房框架8座100%
3.燒機室100%
4.主線拉線100%
5.燒機室拉線100%
6.主線試機95%
7.燒機室試機100%
點工：劉泰奇
工時：0800-1700（8H)
瑞翝出勤人數1人
問題回報：


text:
日期：8/20
姓名：陳旻詳
點工：勝岳3員
工令：W21012-24
時段：0800-1800
工作項目：
1.原有塑膠護網拆除
新裝鐵質護網
問題回報：


text:
日期：08/19
姓名：薛進元
工令：OW25002
時段：0800-1700
工作項目：
1.暫存區螺絲分類整理
問題回報：
1.箱式線SGS機構缺失改善尚缺踏梯把手與中繼箱維修平台
2.其餘尚未完成項目有
A.AGV區3203棧板機上方圍欄缺封板補修改後的缺口
B.棧板線棧板機兩側電動缸缺護蓋
C.箱式線維修門拓寬後尚缺一片封板補縫

日期：08/20
姓名：薛進元
工令：OW25002
時段：0800-1700
工作項目：
1.箱式線樓梯貼防滑膠帶
2.AGV區3203棧板機上方圍欄修改後的缺口補封板
3.棧板線棧板機兩側電動缸護蓋安裝
4.箱式線維修門安裝封板補縫
問題回報：
1.箱式線SGS機構缺失改善尚缺踏梯把手與中繼箱維修平台


text:
日期：8/20
姓名：李韋霆
工令： W23014
時段：0700-1700
工作項目：
1.光電與BCR調整
2.配合軟體測試
3.B2上層輸送機馬達接線錯誤排查
問題回報：


text: 壓克力開動沒有架子怎麼固定？


text: @胡小米 @吳俊億 @葉斯芳


text: 要用砂輪機開動嗎？可以看嗎？歪七扭八。


text: 電視機螢幕的架子沒有看到


text:
@謝坤亮 @陳和平
 8／24週一早7：30需上車出貨。請悉知。


text: 附件有客户聯絡人和電話。


text:
日期：08/21(五)
姓名：邱瀧毅
工令：OW25002
時段：0800-1700
備註：

工作項目：
1.AGV 3109 四色燈線路配置，桿燈鎖附。
2.AGV 安全PLC 軟體人員反應有連線異常狀況(2次)，重新做一條網路線更換，持續觀察。

問題回報：


text:
日期：8/21
姓名：劉柏仁
工令：W26019
時段：0800-2030
工作項目：
1. 主線輸送機安裝100%
2.暗房框架8座100%
3.燒機室100%
4.主線拉線100%
5.燒機室拉線100%
6.主線試機95%
7.燒機室試機100%
8.台南移動桃園
點工：劉泰奇
工時：0800-1700（8H)
瑞翝出勤人數1人
問題回報：
1.升降機送料到台車最上層突然停擺，牙插無下一步動作，中、下層動作正常。星期一需要請劉泰奇再去看看哪有問題。


text:
日期：8/21
姓名：陳旻詳
點工：勝岳3員
工令：W21012-24
時段：0800-2030
工作項目：
9，10巷道鐵網補強
11，12巷道原有塑膠護網拆除
新裝鐵質護網
台南移動桃園
問題回報：


text:
日期：8/21
姓名：許凱倫 阮友清
武智輝
工令：W26010
時段：0800-1900
工作項目：
1.
測試
PP升降Z軸與Y軸
吸嘴調整
G/C對位站A3夾放素玻璃
入料TU站A1夾放素玻璃
入料TU站Y軸與X軸 轉盤0度

2.
台南移動桃園
問題回報：


text: W 25023義美升降機玻璃框架外包組裝